阚疃网 - 江水北送
type: channel
link: https://www.laojieli.cn/tag/%E6%B1%9F%E6%B0%B4%E5%8C%97%E9%80%81/
items: 打造引江济淮工程“江水北送”清水廊道

打造引江济淮工程“江水北送”清水廊道
type: item
date: 2023-12-27T08:35:00+08:00
description: 在阚疃污水处理厂，工人对正在制作和焊接调节池池顶透气帽。 近日，在利辛县县城污水处理厂，记者看到中建安装集团有限公司工人们正在对管道焊接口进行防腐处理，防止管道腐烂和破裂产生渗漏污染环境。近段时间以来，中建安装集团有限公司利辛县中水改造利用项目团队紧抓节点目标，全力推进项目加快推进。 据了解，利辛县中水提升改造利用项目由中建安装集团有限公司负责建设，该项目将县城污水处理厂、开发区污水处理厂、阚疃镇污水处理厂再生水输送至板集电厂、孙集电厂再利用工程，进行中水提升改造。项目新增用地面积（阚疃污水处理厂中水加压泵站）3145.51㎡；新增建筑为阚疃污水处理厂中水加压泵房及配电间，面积195.34㎡，加药间面积214.5㎡，经开区加压泵房面积121.92㎡。 “县城污水处理厂加压泵房位于县城污水处理厂围墙范围内，新建有一座调节池，改造现状加压泵房及厂区地下管线设施、配电及自控设施，规模达80000m3/d。”中建安装中水项目生产经理梁为超介绍。 在利辛县县城污水处理厂加压泵房，工人正在对增压泵单机进行调试前检查。 目前，利辛县城污水处理厂调节池主体结构施工、加压泵房电气设备改造已经全部完成，厂区内管道敷设安装基本完成，整个工程已完成开发区污水处理厂、中水联络管道、北段中水管道、利辛一中滨河校区中水管道建设，县城污水处理厂整体完成98%，南段中水管道整体完成95%，阚疃污水处理厂整体完成90%。 “针对剩余施工任务，我们将通过细分化解，按照计划要求对现场进行全面系统控制，及时消除执行中的各种障碍和问题，以保证剩余节点按期攻克。”梁为超说。 随后，记者来到阚疃污水处理厂施工现场，看到施工人员正在对阚疃污水处理厂消毒间室内地坪进行整平清理，对调节池池顶透气帽进行现场制作和焊接，来来往往的工人正在搬运材料。 “目前，阚疃污水处理厂施工主要是以管道建设为主，管道铺设已经完成50公里左右，现在正在推进1个场站、3处过河顶管等后续建设工作。”中建安装中水项目工程部经理陈海龙介绍，阚疃污水处理厂的主体结构建设已经完成，下一步，还将进行剩余工艺管道安装，大概在明年1月底可以完成厂站内部的工艺管线和设备电器安装工作。 据梁为超介绍，中水回用是目前节约水源、防治水污染的重要途径，利用中水回用技术，可以有效缓解城镇供水压力，同时也有利于保护周边环境。“中水回用项目建成后，将有效减轻城市排水系统及污水处理负荷，促进城镇污水再生利用及区域水生态修复、城镇水生态实现良性循环,打造引江济淮工程‘江水北送’清水廊道，催化全国水生态文明城市建设试点美丽蝶变。” “利辛县中水改造利用项目建成后，将助力利辛县进一步落实国家再生水利用政策，保护地下水，同时缓解水资源短缺，实现再生水资源经济效益、环境效益、社会效益的新格局。”梁为超说。（记者 曹晴晴）原标题：利辛县中水提升改造利用项目顺利推进打造引江济淮工程“江水北送”清水廊道来源：亳州新闻网